---
title: "Процесс подготовки FreeBSD 15.1"
sidenav: download
---

= Процесс подготовки FreeBSD {localRel}
:localRelPrev: 15.0
:localRel: 15.1
:localBranchHead: head
:localBranchStable: stable/15
:localBranchReleng: releng/15.1
:localMailingList: stable

include::shared/ru/urls.adoc[]

== Введение

Это план подготовки релиза для FreeBSD {localRel}.
Для получения дополнительной информации о процессе подготовки релизов, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом link:../../../releng/[Информация о подготовке релизов] на веб-сайте.

Общие обсуждения предстоящего релиза и известных проблем следует направлять в публичный список рассылки mailto:FreeBSD-{localMailingList}@FreeBSD.org[freebsd-{localMailingList}].

// Запросы на link:{handbook}glossary/#mfc-glossary[MFC] следует направлять по адресу link:mailto:re@FreeBSD.org[re@FreeBSD.org] в соответствии с link:https://wiki.freebsd.org/Releng/ChangeRequestGuidelines[Рекомендациями по запросам изменений].

// Запросы на link:{handbook}glossary/#mfc-glossary[MFC] больше не принимаются для {localBranchReleng}.

// Запросы на link:{handbook}glossary/#mfc-glossary[MFC] следует направлять по адресу re@FreeBSD.org.

== План

[.tblbasic]
[cols=",,,",options="header",]
|===
|Мероприятие |Ожидаемая дата |Фактическая дата |Описание
|Первичное объявление графика релиза |- |15 января 2026 |Инженеры подготовки релиза направляют разработчикам сообщение электронной почты с анонсом примерного графика.
|Напоминание о графике выпуска |3 апреля 2026 |- |Инженеры подготовки релиза направляют разработчикам сообщение электронной почты c напоминанием об анонсе и обновлённым графиком.
|Начало переходного периода |17 апреля 2026 |- |Инженеры подготовки релиза объявляют о том, что все последующие коммиты в ветку {localBranchStable} не будут требовать явного согласования, однако внесения новых функций следует избегать.
|Ветка {localBranchReleng} |1 мая 2026 |- |Создаётся ветка {localBranchReleng}; дальнейшая подготовка релиза продолжается в этой ветке.
|Начало сборок BETA1 |1 мая 2026 |- |Первая промежуточная бета-версия для тестирования.
|Начало сборок BETA2 |8 мая 2026 |- |Вторая промежуточная бета-версия для тестирования.
|Начало сборок BETA3 |15 мая 2026 |- |Третья промежуточная бета-версия для тестирования.
|Начало сборок RC1 |22 мая 2026 |- |Первый кандидат для релиза.
|Начало сборок RELEASE |29 мая 2026 |- |Начало сборок {localRel}-RELEASE.
|Объявление о RELEASE |2 июня 2026 |- |Пресс релиз о {localRel}-RELEASE.
|{localRelPrev} EoL |30 сентября 2026 |- |{localRelPrev}-RELEASE больше не поддерживается.
|{localRel} EoL |31 марта 2027 |- |{localRel}-RELEASE больше не поддерживается.
|{localBranchStable} EoL |31 декабря 2029 |- |{localBranchStable} больше не поддерживается.
|===

"*" обозначает элементы "по мере необходимости".

////
== Статус / TODO
link:todo/[Страница TODO Команды подготовке релизов FreeBSD]
////

== Дополнительная информация

* link:../../../releng/[Сайт Команды подготовки релизов FreeBSD]

//
// The FreeBSD Russian Documentation Project
//
// Original EN revision (15.01.2026): 797511dd356c744d084ac72e242a7b05e3e2d5cc
//
